User:Masaqui/sandbox/ガントプロジェクト

ガントプロジェクト(GanttProject)は、GNU GPLの下で提供されているオープンソースのプロジェクト管理用のフリーソフトである.

特徴
分り易い直感的なユーザーインターフェースで、KISSの設計思想で機能も基本的なものに絞りこまれているので多機能な市販ソフトに比べ習得が簡単である. MS Window、Linux、Mac OS Xに対応したマルチプラットフォーム. スケジュールの作成、WBSの管理、リソース管理、ガント図、PERT図、進捗管理、工数管理等のプロジェクト管理の基本機能は備えているが、予算・支出管理やこのアプリからの直接のメッセージ機能などはない. 日本語を含め30ヶ国語に対応している.

主な機能:


 * 工程の階層、依存の設定
 * ガント図
 * リソース負荷図　(Resource load chart)
 * PERT図
 * PDF、HTML出力
 * Microsoft Project ファイルのimport/export
 * エクセルとのデータのやりとり
 * WebDAV based groupwork

その他
いくつかの第三者により開発されたアドオンがガントプロジェクトの公式サイトで配布されている. それらの中にはオープンソースでないものや開発が休止しているものもあるので注意が必要. アドオンのなかには複数のプロジェクトの統合管理を可能にするべく開発が続けられているものもある.

「GanttProject at Web」はSourceForgeにおけるGanttProjectのサブプロジェクトでありweb上で利用を可能にしたもので、LANの中やwebでプロジェクト管理が出来る.

評価
2011年6月時点でSourceForgeのサイトにおけるガント図関連のソフトの週間ダウンロード数は第3位である. 1位はen:OpenProj(MSProject並の高機能、高難易度)、2位はJFreeChart(描画ソフト)であった. cnetにおけるユーザー評価は☆3.5、(MS Project は☆4.0).

関連項目

 * プロジェクト管理ソフトの比較(英)

外部リンク

 * Project home page at Google Code
 * Official Website
 * Source Forge Entry
 * GanttProjectAPI