User:Surapol2489/sandbox

สัญญาที่ 2

1.        การรื้อย้ายอาคาร : ·     สถานะการดำเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน 2556 มีดังนี้ -                อาคารที่ทำการของ ร.ฟ.ท. เช่น สถานีรถไฟ ชานชาลา และหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง ในขณะนี้ได้มีการรื้อย้ายออกไปบางส่วนแล้ว

2.      การเบี่ยงเบนสาธารณูปโภคโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ·     งานสาธารณูปโภคในสัญญาที่ 2 นี้ประกอบด้วย 1. ท่อขนส่งน้ำมันของ FPT, THAPPLINNE, PTT, BAFS 2. ระบบการสื่อสารของ SRT, RTAF, TOT, ILINK และ CAT 3. เสาไฟฟ้าของ กฟน. 4. ระบบสัญญาณจราจรของ สนย. 5. ระบบประปาของ กปน. 6. ท่อ Sewer ของ BMA 7. Water control pump ของ บ. North Park ·     ทั้งนี้ในส่วนของ PMRL ได้ออกจดหมายส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแล้ว ·     ความคืบหน้าของเดือนมิถุนายนมีดังนี้ 1. เริ่มวางแผนดำเนินการปักเสาชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือระบบสื่อสารและเสาไฟฟ้า 2. ได้มีการรื้อย้ายไฟทางเดินที่กีดขวางงานก่อสร้างของระบบสัญญาณจราจร ·     ปัญหาและอุปสรค 1. ยังไม่มีการตอบรับจดหมายจากทาง BMA 2. ยังขาดการชี้แนวตำแหน่งของท่อประปาของ กปน. บางจุด