User talk:Arbankucaj

--Arbankucaj 10:53, 17 August 2007 (UTC) Te gjitha te drejtat e rezervuara mbi idene e projektit

AMZA ONLINE
Platforma kombëtare e menaxhimit të procesit të MATURËS SHTETËRORE

Titulli i projektit AMZA ONLINE

Fusha tematike

TEKNOLOGJI INFORMACIONI NË DREJTIMIN EDUKATIV

Kostoja e përgjithshme e projektit (EUR)

200.000 (dyqind mijë)

Kohëzgjatja e projektit 2007 – 2009 (e në vazhdim)

Personat ideues dhe zbatues te projektit

ARBAN KUÇAJ

MAKSI KUTROLLI

TAULANT QIRJAKO

Nr kontakti 069 21 86 440

068 23 38 891

069 33 32 142

Adresa e Email WEBSOFT@HOTMAIL.COM

Adresa e website

WWW.ALBINFORMATIKA.NET

Përfituesit kryesorë MASH DHE INSTITUCIONET ARSIMORE NË SHQIPËRI

Përshkrim i shkurtër i Projektit

Ky projekt konsiston në krijimin e një aplikacioni web që do të bëjë të mundur:

1.	menaxhim të të dhënave të nxënësve të shkollave të mesme në procesin e maturës shtetërore dhe aplikimit për universitet.

2.	të jetë i thjeshtë në përdorim e të krijojë lehtësira në komunikim si dhe të ofrojë siguri maksimale mbi të dhënat konfidenciale.

3.	mundësi zhvillimi dhe modifikimi sipas kërkesave dhe teknologjisë së kohës.

Situata/Motivimi

Duke qenë se kërkesat për aplikime në universitet po rriten nga viti në vit dhe ministria po realizon me sukses projektin e Maturës Shtetërore menduam që projekti ynë i aplikacionit web duhet dhe mund të jetë pjesë e projektit të Maturës Shtetërore si një mjet mirëinformues dhe i shpejtë në nxjerrjen dhe përpunimin e rezultateve të studentëve.

Qëllimi dhe objektivat specifike të projektit

Ky projekt ka disa qëllime të cilat janë:

1.	Krijimi i një indeksi Kombëtar me të dhënat (nota nr i amzës, shkolla etj) e të gjithë studentëve të Shkollave të mesme

2.	Transparenca

a.	Në rezultatet e studentëve (cdo vit hidhen të dhënat për rezultatet e cdo nxënësi duke ulur mundësinë e rezultateve të manipuluara në fund ) b.	Në mesataren e studentëve ( kjo rrjedh nga hedhja e rezultateve cdo fund viti)

c.	Në zhdukjen e abuzimeve me notat dhe e korrupsionit në rezultatet e diplomave të shkollave të Mesme 3.	Rezultate të sakta dhe në kohë reale

4.	Nxitja e studentëve në përdorimin e Internetit

Rezultatet/Ndikimet

Efektet e menduara nga zhvillimi i këtij projekti kanë të bëjnë me krijimin e një metodologjie punë për futjen, dhe kontrollin e të dhënave në mënyrë që të jenë sa më të sakta. Mundësi për studentët të kontrollojnë me lehtësi dhe shpejtësi e rezultateve konkrete dhe të arritshme nga ata nëpërmjet këtij projekti. Kjo rezulton në një transparencë në mënyrën e vlerësimit nga ana e ministrisë së mesatareve dhe rezultateve të tjera të arritura nga këta studentë.

Aktivitetet

Për të arritur rezultatet e kërkuara në një kohe rreth 1 mujore pas implementimit dhe testimit të projektit Web duhet të merren dy aktivitete kryesore dhe shumë të rëndësishme për daljen me sukses të këtij projekti.

1.	Ndërmarrja e një projekti për informimin dhe trajnimin e stafit i cili do bëj të mundur marrjen dhe futjen e të dhënave në mënyrë sa më korrekte.

2.	Mbledhja dhe organizimi i të dhënave për të krijuar Bazën e të dhënave fillestare dhe përditësimi i tyre me të dhënat e tjera (ky përditësim konsiston në hedhjen e përvitshme të rezultateve të studentëve).

Zona e zbatimit

Projekti është konceptuar me bazë kombëtare, por si cdo projekt i rëndësishëm kemi menduar që të kemi në fillim një zonë pilot e cila të përfshijë një rreth të caktuar. Kjo mendohet të jetë e rëndësishme që të vërtetohen rezultatet e testimit që do bëhet me një bazë të dhënash të ngritur me të dhëna nga ky rreth.

Përfituesit, Partnerët dhe koordinimi

Përfitues nga ky projekt janë tre grupe:

•	Studentët e Shkollave të Mesme •	Ministria e Arsimit •	Institucionet Private Arsimore.

Mënyrat se si përfitojnë : Studentët marrin rezultate të sakta dhe lehtësisht të verifikueshme në lidhje me notat e tyre, mesataren e përgjithshme ose vjetore të periudhës shkollore, dhe me bashkangjitjen e rezultateve të Maturës Shkollore marrin informacion të degëve në të cilat ata kanë fituar.

Monitorimi dhe vlerësimi

Monitorimi është menduar të realizohet me anë të raporteve mujore të detajuara mbi ecurinë e projektit dhe mbajtja e kontakteve me palët e interesuara. Mbajtja e kontakteve nënkupton marrjen e mendimeve dhe kërkesave që mund të dalin gjatë zhvillimit të projektit, përshtatjen dhe realizimin e këtyre kërkesave në projekt. Këto kontakte mendohet të cojnë në realizimin e një projekti të saktë dhe shumë të përshtatshëm e cilësor.

Vazhdimësia

Projekti mendohet të implementohet në module (pjesë ) të ndarë (të pavarur) nga ana funksionale gjë e cila do të cojë në realizimin e një projekti fleksibël dhe shumë të rehatshëm në përshtatje me kërkesat që mund të lindin në të ardhmen nga grupet e interesit. Kjo gjë do të cojë në një jetëgjatësi dhe përdorueshmëri të gjatë dhe efikase të këtij projekti edhe në përshtatje me politikat e ndjekura nga Ministria e Arsimit në lidhje me Teknologjinë e informacionit.

FAZAT E PROJEKTIT
Projekti është konceptuar i ndarë në module nëpërmjet një procesi inkremental ku me përfundimin e një faze të projektit do të lëshohet një version totalisht funksional i aplikacionit me mundësi të plota komunikimi dhe përmirësimi në faza të mëvonëshme.

FAZA I ( krijimi i aplikacionit web)

Kohëzgjatja  dhjetor 2007 – mars 2009

Konsiston në: •	Studim i materialit zyrtar të publikuar nga MASH mbi procedurat e deritanishme në procesimin e informacionit mbi nxënësit e shkollave të mesme.

•	Analizë të detajuar e këtij informacioni, krijim i skemës së strukturës së të dhënave.

•	Zgjedhja e modelit të inxhinierimit në bazë të rezultateve të dala nga analiza.

•	Hartimin e një orari pune dhe skedule të projektit

•	Dizenjimin dhe analizimin e database, algoritmeve dhe ndërfaqes së përdoruesit •	Hartimin e dokumentimit dhe paraqitja e relacionit të punës së deritanishme tek përfaqësuesit e MASH.

•	Ndërtimin e moduleve

•	Testime në nivel alfa dhe beta (përdoruesit fundorë)

•	Hartimin e dokumentimit përfundimtar dhe broshurave informative

•	Feedback nga MASH

FAZA II (implementimi në ambjent real)

Kohëzgjatja  prill 2009 – dhjetor 2009

Konsiston në: •	Blerja e domainit për një periudhë të paktën 2 vjeçare

•	Hostimi në një server jo të dedikuar (nëse nuk sigurohet një server i dedikuar nga MASH)

•	Testimi me të dhëna reale të marra nga një zonë pilot

•	Hartimin e një relacioni mbi rezultatet e arritura

•	Zgjerimin e projektit në shkallë kombëtare

•	Mbledhja dhe futja e të dhënave në datazën qendrore

•	Testimin përfundimtar lidhur me performancën e sistemit

•	Testimin e parë në shkallë kombëtare për procesin e maturës shtetërore (fillimisht do të përdoret si një backup i procesit të maturës shtetërore)

'''FAZA III (mirëmbajtje dhe përditësim sipas teknologjisë dhe kërkesave të kohës)'''

Kohëzgjatja  2010 – në vazhdim

•	Mirëmbajtja mund të bëhet nga grupi i punës mbi bazën e një kontrate të re me MASH

•	Kjo mbetet opsionale por të gjitha të drejtat e autorit i mbeten grupit krijues të aplikacionit për një periudhë 10 vjeçare (deri në vitin 2020)